\documentclass[a4paper,10pt,english]{extarticle}

\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{hyperref}

\usepackage{pgfgantt}
\usepackage[landscape,margin=1cm]{geometry}

\usepackage{csquotes}
\usepackage{soul}

%\usepackage{inputenc}
\usepackage{babel}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{times}
\pagestyle{empty}


% No paragraph indentation
\setlength\parindent{0pt} 
\setlength\parskip{6pt} 

% figure placemnent
\usepackage{float}


\begin{document}
	\small
	\section{Grafische Übersicht}
	\begin{figure}[H]%
\resizebox{\textwidth}{0.5\textheight}{
\begin{ganttchart}[vgrid,hgrid]{1}{181}
\gantttitle{2021-01}{31} \gantttitle{2021-02}{28} \gantttitle{2021-03}{31}  \gantttitle{2021-04}{30} \gantttitle{2021-05}{31} \gantttitle{2021-06}{30}\\
\gantttitlelist{1,...,31}{1}\gantttitlelist{1,...,28}{1}\gantttitlelist{1,...,31}{1}\gantttitlelist{1,...,30}{1}\gantttitlelist{1,...,31}{1}\gantttitlelist{1,...,30}{1} \\
\ganttgroup[progress=30]{Finalisierung}{1}{85} \\
\ganttbar[progress=100]{Finalisierung text}{16}{31}\\
\ganttbar[progress=100]{Lesen und Feedback}{32}{57}\\
\ganttbar[progress=40]{Korrektur}{57}{63}\\
\ganttbar[progress=0]{Lektorat}{64}{85}\\
\ganttmilestone{Thesis Referent/Koreferent}{91}\\
\ganttgroup[progress=0]{Bewertung}{92}{145} \\
\ganttbar[progress=0]{Bewertung TsC}{92}{137}\\
\ganttbar[progress=0]{Bewertung UUN}{92}{137}\\
\ganttmilestone{Einreichung Promotionsantrag}{117}\\
\ganttbar[progress=0]{Vorbereitung Einreichedokumente}{118}{131}\\
\ganttmilestone{Einreichung Manuskript}{131}\\
\ganttmilestone{Einreichung Bewertung}{137}\\
\ganttbar[progress=0]{Bewertung Fakultätsversammlung}{138}{145}\\
\ganttmilestone{Entscheidung durch Fakultätsversammlung}{145}\\
\ganttbar[progress=0]{Vorbereitung Doktoratsexamen}{132}{159}
\ganttlink{elem1}{elem2}
\ganttlink{elem2}{elem3}
\ganttlink{elem3}{elem4}
\ganttlink{elem4}{elem5}
\ganttlink{elem5}{elem7}
\ganttlink{elem5}{elem8}
\ganttlink{elem7}{elem12}
\ganttlink{elem8}{elem12}
\ganttlink{elem9}{elem10}
\ganttlink{elem10}{elem11}
\ganttlink{elem11}{elem12}
\end{ganttchart}
}
\caption{Planung im Bezug auf Thesis-Abgabe}%
\label{gantChart}%
\end{figure}
\section{Todo's}
\definecolor{lightgray}{gray}{0.74}\rowcolors{2}{lightgray}{white}
\begin{tabular}{|l|l|l|p{5cm}|}\hline
	Wann & Wer & Was & erledigt\\\hline
	ongoing & GwM & Zeichnet sich verantwortlich für Termine und sorgt für Reminder mit angemessener Vorlaufzeit bei TsC (Gilt auch für Doktorvater Termine) &fortlaufend (16.1. 23.1. 31.1. 11.2.)\\
	ASAP    & TsC & \hl{Kontaktiert Ulrich Ultes-Nitsche (UUN) wegen Koreferat}                          & überfällig\\
	unklar  & TsC & \hl{Nach Annahme von Koreferent muss dieser noch durch das Dekanat bewilligt werden} & überfällig\\
	18.01.21& GwM & Sendet Abstract und ToC an TsC												         & erledigt 16.1.21 22:29\\
	01.02.21& GwM & (Deadline) Liefert Gesamtarbeit an TsC										         & erledigt 31.1.21 21:11\\
	26.02.21& TsC & (Deadline) Liefert Feedback zur Gesamtarbeit                                         &\\
	27.04.21& TsC & (Deadline) Letzter Termin für Promotionsantrag                                       &\\
	11.05.21& GwM & Dissertationsmanuskript, Studentenausweiskopie, Lebenslauf und Ehrlichkeitserklärung im Dekanat.&\\
	18.05.21& TsC & Referat und Koreferat im Dekanat                                                     &\\
	25.05.21& --- & Fakultätssitzung                                                                     &\\
	28.05.21& TsC & Festlegung Termin Doktoratsexamen                                                    &\\\hline
\end{tabular}

\section{Sitzungen}
\begin{tabular}{|l|l|}\hline
	Wann                 & Ziel\\\hline
	26.02.21 17:00-18:30 & Feedback Gesamtarbeit\\
	05.03.21 17:00-18:30 & Reservetermin Feedback Gesamtarbeit\\
	23.04.21 17:00-18:00 & (Vorschlag) Entscheidungssitzung Promotionsantrag\\
	28.05.21 17:00-17:30 & (Vorschlag) Festlegungssitzung Doktoratsexamen\\
	\hline
\end{tabular}


\end{document}